- Planificación.
- Planificando.
- Proceso de planificación.
- Documentos para a planificación.
- Ferramentas para a planificación.
  - Diagramas de Gantt.
  - Diagramas de fluxo.
- Vocabulario básico para un planificador
- Autoevaluación.

« Anterior | Seguinte »

# Proceso de planificación.

No proceso de planificación dun proxecto ITD podemos comtemplar as seguintes etapas.

De Alexas_Fotos en Pixabay.. To do list (CC0)

#### 1.- División do traballo en tarefas sinxelas.

Definimos unha secuencia de tarefas moi simples para poder executar o traballo. Se o proxecto é complicado podemos facer unha dobre clasificación: un primeiro listado de tarefas, e unha subdivisión destas en subtarefas.

#### 2.- Definición de Roles e funcións.

O Rol é o papel que xoga cada integrante do grupo no proxecto. Normalmente nesta fase cada un xa sabe o seu rol, xa que adoita estar definido dende a constitución do grupo de traballo. As funcións son as tarefas ou tipoloxía de tarefas das que se encarga cada membro do grupo (ou cada rol).

En Pixabay. community-150124_1280 (CC0)
De Peggy_Marco en Pixabay.. Time (CC0)

#### 3.- Determinar duracións.

Estimar a duración dunha tarefa é difícil. Por iso teñen que ser tarefas moi simples ás que se lle poidan asignar tempos de execución de forma fiable. Tamén dependerá a duración dunha tarefa dos recursos e os membros que traballen nela. Por iso as duracións revisaranse de novo cando completemos as etapas da planificación.

#### 4.- Asignar tarefas.

Repartimos entre todas/todas as tarefas da listaxe e decidimos qué tarefas realizará cadaquén, en función das súas funcións e das necesidades do proxecto. Decidirase cando van ser individuais ou grupais. Tamén haberá que indicar se unha tarefa é responsabilidade dunha ou de máis persoa.

A partir de imaxes de Peggy_Marco en Pixabay.. Puzzle (CC0)

#### 5.- Establecer relacións.

De Geralt en Pixabay.. Marck (CC0)

Estudamos qué tarefas se fan primeiro e cales despois (precedencias). Comprobamos as tarefas que dependen doutras dalgún xeito(relacións) e vemos cales é posible simultanear ou solapar (realizalas á vez).

Manuel Torres Búa.. Diagrama de Gantt (CC BY-SA)

#### 6.- Programación temporal.

Distribuímos, tendo en conta as relacións anteriores, as tarefas no tempo. Debemos coñecer a data de inicio dos traballos de execución. Seguramente teremos tamén un data tope. Programaremos desde o inicio tarefa a tarefa, tendo en conta as relacións, as precedencias e os posibles solapamentos. Podemos modificar o programa con máis recursos, máis persoas por tarefa, …

De Peggy_Marco en Pixabay.. Piggy-bank (CC0)

#### 7.- Presupostar execución.

Facemos unha relación valorada dos recursos que previsiblemente empregaremos para estimar canto nos vai a custar este proxecto. Se necesitamos que se financie, realizaremos unha proposta para tal fin.

Na seguinte presentación amósanse estas etapas para a planificación:

Manuel Torres Búa. Etapas na planificación (CC BY-SA)

« Anterior | Seguinte »